Liên hệ qua Hotline

Liên hệ qua Zalo

Liên hệ qua Email

Liên hệ qua Facebook

Xây dựng Nha Trang - Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thành

https://www.xaydungminhthanh.com.vn

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa: Điểm sáng trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang làm chủ đầu tư 24 dự án (có 18 dự án được giao vốn), trong đó có nhiều dự án trọng điểm, khối lượng công việc lớn. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động, năm 2024, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh đã hoàn thành 99,99% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, là điểm sáng trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa: Điểm sáng trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công
Theo báo cáo, hiện nay, nhiều dự án do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, một trong những dự án khó khăn nhất là Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang có tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 60% tổng mức đầu tư. Các hạng mục trên mặt bằng được bàn giao đã thi công cơ bản hoàn thành và đang tổ chức kiểm tra khắc phục khiếm khuyết. Riêng đối với công trình Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc đang tổ chức vận hành thử theo quy định. Năm 2024, dự án được bố trí 101,5 tỷ đồng, ban đã hoàn thành giải ngân 100% vào tháng 12-2024.

Dự án xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh hiện cũng đã đạt tiến độ như kế hoạch ban đầu. Các nhà thầu đang đẩy mạnh triển khai thi công và tăng tốc giải ngân kịp tiến độ dự án. Với tổng mức đầu tư 544,6 tỷ đồng, năm 2024, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh được giao 248 tỷ đồng. Đến tháng 12-2024, ban đã giải ngân được 211/248 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn. Đến hết tháng 1-2025, ban sẽ giải ngân hết 248 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024. Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh được khởi công tháng 4-2024 với tổng mức đầu tư 544,662 tỷ đồng đến nay đã cất nóc khối trụ sở Tỉnh ủy phía bắc và khối trụ sở HĐND, UBND tỉnh. Nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ kết cấu phần thân, kết cấu ngầm và đang triển khai thi công kết cấu dầm sàn tầng 8, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. Đến cuối tháng 12-2024, dự án đã giải ngân được 225 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh cho biết, Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh là công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, ngay từ ngày đầu, ban đã tổ chức phát động thi đua lao động đến từng cán bộ, kỹ sư và công nhân. Với tinh thần thần tốc, thi công 3 ca, 4 kíp, không quản ngày đêm, đến nay công trình đã vượt tiến độ 30 ngày. Dự kiến, đến hết tháng 3-2025, nhà thầu sẽ hoàn thiện toàn bộ công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4-2025, vượt tiến độ 1 tháng so với hợp đồng ký kết, vượt 2 tháng so với kế hoạch đề ra.

Kế hoạch vốn của các dự án do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư năm 2024 là 672,063 tỷ đồng. Đến nay, ban đã giải ngân được 672,054 tỷ đồng, đạt 99,99%.

Theo ông Hiến, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực đôn đốc, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Ban sẽ lập tiến độ cụ thể, chi tiết đối với từng hạng mục công trình đang triển khai; quyết liệt giám sát, theo dõi, chỉ đạo nhà thầu, tư vấn và các bên liên quan triển khai các công việc theo kế hoạch nhằm đảm bảo dự án đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả như mục tiêu đặt ra.

Tác giả: Minh Thành Nha Trang, VĂN KỲ

Công Ty Minh Thành tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Nha Trangthiết kế nội thất Nha Trang, mang đến những giải pháp tối ưu từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện.
Hãy để Minh Thành chuyên xây dựng trọn gói tại Nha Trang giúp bạn xây dựng nên những giá trị bền vững.
Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và thợ thi công lành nghề.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây