Liên hệ qua Hotline

Liên hệ qua Zalo

Liên hệ qua Email

Liên hệ qua Facebook

Xây dựng Nha Trang - Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thành

https://www.xaydungminhthanh.com.vn

Tập đoàn Phúc Sơn tái khởi động dự án nút giao Ngọc Hội tại Nha Trang

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thi công phần khối lượng chưa hoàn thành tại dự án nút giao Ngọc Hội (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 20-3-2025.
Hiện trạng dự án nút giao Ngọc Hội.

Hiện trạng dự án nút giao Ngọc Hội.

Ngày 19-3, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) cho biết đã có kế hoạch gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, UBND phường Ngọc Hiệp (TP Nha Trang) về việc tiếp tục thi công phần khối lượng chưa hoàn thành tại dự án nút giao Ngọc Hội từ ngày 20-3-2025.

Theo đó, nhà thầu thi công sẽ bắt đầu triển khai thi công hệ thống thoát nước đường gom tầng mặt đất nhánh N1 (phía Đông), đoạn từ đường sắt đến cầu Chợ Mới.

Trong kế hoạch mà chủ đầu tư đưa ra, phạm vi đường gom tầng mặt đất nhánh N1, N3 (phía Tây), cầu đi bộ qua đường sắt và một số hạng mục hoàn thiện khác sẽ được thi công hoàn thiện trong tháng 7-2025.

Đối với phạm vi nhánh N4 (phía Bắc) tại các vị trí đã có mặt bằng, nhà thầu thi công sẽ hoàn thiện một số hạng mục từ nay đến tháng 9-2025. Về các vị trí chưa có mặt bằng thi công, Tập đoàn Phúc Sơn kiến nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để công tác thi công không bị gián đoạn.

dasua 0160 6877 4289 jpg
 

Dự án nút giao Ngọc Hội được khởi công từ quý IV-2017, hiện đã được đầu tư xây dựng hoàn thành nhánh N1, N2 (phía Nam), N3, vòng xuyến và đưa vào khai thác từ tháng 10-2022 đến nay. Riêng nhánh N4 và cầu đi bộ vượt đường sắt đang được thi công. Ước tính giá trị xây dựng đã đạt hơn 653 tỷ đồng (73% tổng mức đầu tư).

Từ tháng 2-2024, do lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, phục vụ công tác điều tra nên dự án nút giao Ngọc Hội tạm dừng, chỉ thực hiện công tác sơn cầu và dọn dẹp vệ sinh đất đá, vật liệu dư thừa trên nhánh N1 và N3. Hiện, Tập đoàn Phúc Sơn đã kiện toàn bộ máy nhân sự Văn phòng đại diện tại Nha Trang, bố trí tài chính đảm bảo tiếp tục triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.

Dự án nút giao Ngọc Hội có tổng vốn hơn 1.350 tỷ đồng, trong đó phần hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) của dự án hơn 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng của TP Nha Trang, nhằm giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc giao thông tại vị trí giao cắt tại chắn đường sắt Ngọc Hội và đường 23 tháng 10.

Quy mô dự án xây dựng nút giao thông khác mức hai tầng vượt đường sắt Bắc - Nam, gồm tầng mặt đất cho các nhánh rẽ không giao với đường sắt và cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến tròn trên cao với các nhánh rẽ: nhánh phía Đông (N1) và nhánh phía Tây (N3) kết nối đường 23 tháng 10, nhánh phía Nam (N2) và nhánh phía Bắc (N4) kết nối với dự án Đường vành đai 2.

Tác giả: Minh Thành, HIẾU GIANG

Nguồn tin: www.sggp.org.vn

Công Ty Minh Thành tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Nha Trangthiết kế nội thất Nha Trang, mang đến những giải pháp tối ưu từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện.
Hãy để Minh Thành chuyên xây dựng trọn gói tại Nha Trang giúp bạn xây dựng nên những giá trị bền vững.
Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và thợ thi công lành nghề.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây